Title: Řízení projektů - logframe
Course: PRIM - Propedeutické programovací jazyky

Q: Na základě logického rámce projektu se dají stanovit pro celkový rozpočet projektu částky
- potřebné na platy zaměstnanců pracujících na DPP
- potřebné na výdaje na nákup zařízení pro projekt
- potřebné na platby firmám dodávajícím služby pro projekt
A: potřebné na platy zaměstnanců pracujících na DPP; potřebné na výdaje na nákup zařízení pro projekt; potřebné na platby firmám dodávajícím služby pro projekt

Q: Logický rámec (logframe) je nástroj určený a používaný pro
- řízení projektu v průběhu jeho realizace
- posouzení efektivity projektu
- plánování projektu
- realizaci projektu
- vyhodnocení projektu
A: řízení projektu v průběhu jeho realizace; posouzení efektivity projektu; plánování projektu; realizaci projektu; vyhodnocení projektu

Q: Přiřaďte obsah logického rámce k úrovním jeho položek (zadání se týká sloupce rámce "Objektivně ověřitelné indikátory"):
- Pro úroveň "Cíle" patří do "Objektivně ověřitelné indikátory": | Zvýšení procenta vybavenosti montážních firem v kraji automatizovanými prostředky
- Pro úroveň "Účel" patří do "Objektivně ověřitelné indikátory": | Zkvalitnění výroby firem
- Pro úroveň "Výstupy" patří do "Objektivně ověřitelné indikátory": | 15 dodaných automatů
- Pro úroveň "Aktivity" patří do "Objektivně ověřitelné indikátory": | Projektová dokumentace automatizovaných zařízení

Q: Do sloupce "Zdroje a prostředky pro ověření" logického rámce patří:
- Výroční zpráva školy
- Prezence účastníků kurzu
- Je zavedena síť do učebny školy
- Výběr vhodné technologie
- Termín porady vedení
A: Výroční zpráva školy; Prezence účastníků kurzu

Q: Který typ údaje NELZE v logickém rámci dodatečně změnit?
- Celkové cíle
- Účel projektu
- Očekávané výsledky
- Aktivity
A: Celkové cíle; Účel projektu

Q: Přiřaďte obsah logického rámce k typům jeho položek (zadání se týká jednoho, toho samého, řádku rámce):
- Výstupy | Proškolení učitelé
- Objektivně ověřitelné indikátory | 300 proškolených učitelů
- Zdroje pro ověření | Prezence kurzu
- Předpoklady | Vytvořené prezentace

Q: Přiřaďte obsah logického rámce k typům jeho položek (zadání se týká jednoho sloupce rámce):
- Všeobecný cíl | Rozvoj informačních a komunikačních technologií
- Účel | Lepší zpřístupnění zdrojů dat
- Výstupy | Zavedení internetu do dvaceti počítačových pracovišť
- Aktivity | Zpracování celkové dokumentace

Q: Do harmonogramu řízení projektu patří:
- Doba výroby pomůcky
- Pracovní kapacita pracovníka (čas v hodinách) určená pro danou činnost projektu
- Úvazek pracovníka pro projekt (např. "celý úvazek")
- Otevírací doba firmy dodávající pomůcku
- Datum rozhodnutí o financování projektu před jeho zahájením
A: Doba výroby pomůcky; Pracovní kapacita pracovníka (čas v hodinách) určená pro danou činnost projektu

Q: Který typ údaje lze v logickém rámci dodatečně změnit?
- Celkové cíle
- Účel projektu
- Očekávané výsledky
- Aktivity
A: Očekávané výsledky; Aktivity